%Definición del plan de acción

En el Plan de Acción, que se elabora en esta actividad, se definen los
proyectos y acciones a llevar a cabo para la implantación de los modelos de
información y de sistemas de información, determinados en las actividades
Identificación de Requisitos y Diseño del Modelo de SI, con arquitectura
tecnológica propuesta en la actividad Definición de la Arquitectura
Tecnológica. El conjunto de estos tres modelos constituye la
arquitectura de información.

Dentro del Plan de Acción se incluye un calendario de proyectos, con posibles
alternativas, y una estimación de recursos, cuyo detalle será mayor para los
más inmediatos. Para la elaboración del calendario se tienen que analizar las
distintas variables que afecten a la prioridad de cada proyecto y Sistema de
Información. El orden definitivo de los proyectos y acciones debe pactarse con
los usuarios, para llegar a una solución de compromiso que resulte la mejor
posible para la organización.

Por último, se propone un plan de mantenimiento para el control y seguimiento
de la ejecución de los proyectos, así como para la actualización de los
productos finales del PSI.

\section{Definición de Proyectos a Realizar}
% \begin{description}
% \item Sistema de gestión de ventas:
%   \begin{itemize}
%   \item Diseño de base de datos:
%   \item Sistema de facturación:
%   \item Gestión de almacenes:
%   \item Sistema de venta online y página web:
%   \end{itemize}

% \item Sistema de gestión de producción:

% \item Sistema de Recursos humanos
% \end{description}
\begin{description}
\item \textbf{Proyecto de renovación de equipos:} Se encargará la compra de
  equipos nuevos a un provedor de equipos informáticos LG con el nuevo
  sistema operativo (Windows 7 o Vista). 
  \begin{itemize}
  \item Plazo de entrega: cuatro o cinco días.
  \item Prioridad: Alta.
  \end{itemize}

\item \textbf{Proyecto de creación de base de datos:} Se creará una nueva
  base de datos, para centralizar la información
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 1 semana.
  \item Prioridad: Alta
  \end{itemize}


\item \textbf{Proyecto de venta online:} Consistirá en la creación de una
  página web para vender los productos a través de internet.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 1 mes.
  \item Prioridad: Alta.
  \end{itemize}


\item \textbf{Proyecto de gestión de almacenes:} En este proyecto se creará
  un sistema inteligente de gestión de almacenes en el cual se preverán las
  existencias de productos.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 3 meses.
  \item Prioridad: Media.
  \end{itemize}

\item \textbf{Proyecto de facturación:} Se conectarán la emisión de facturas
  con el resto del sistema de gestión de ventas.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 2 meses.
  \item Prioridad: Media.
  \end{itemize}

\item \textbf{Proyecto de Recursos Humanos:} Crear un sistema para recoger
  los datos de los trabajadores y encontrar candidatos para trabajar en la empresa.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 6 meses.
  \item Prioridad: Baja.
  \end{itemize}
  
\item \textbf{Proyecto de gestión de producción:} Se recogen distintos datos
  de cada dispositivo de producción y se facilita la comunicación de estos
  datos.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 6 meses.
  \item Prioridad: Media.
  \end{itemize}

\item \textbf{Proyecto de paso de información previa a la base de datos:} Se
  recopilarán los datos almacenados en los archivadores y se copiarán a la
  nueva base de datos.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 1 semana.
  \item Prioridad: Alta.
  \end{itemize}

\item \textbf{Proyecto de formación de empleados:} Introducción a la
  utilización del nuevo software a los empleados.
  \begin{itemize}
  \item Durabilidad: 1mes.
  \item Prioridad: Media.
  \end{itemize}



\end{description}


% \begin{enumerate}
%  \item Se encargará la compra de equipos nuevos a un provedor de equipos
% informáticos LG con el nuevo Sistema operativo (Windows 7 o Vista). El plazo de
% entrega son cuatro o cinco días.
%  \item Paralelamente tanto el equipo de desarrollo de software como de las
% bases de datos tendrán reuniones para poner puntos en común. Esto durará entre
% uno y dos dias.
%  \item A partir de aquí cada equipo tendrá un trabajo diferenciado:
%   \begin{itemize}
%    \item El equipo de desarrollo de base de datos trabajará en el diseño físico
% de la base de datos. Esto se estima entre 7 u 8 dias.
%    \item El equipo de desarrollo de software realizará toda la programación en
% Java necesaria (interfaz grafica, consultas, etc.) y además realizara pruebas
% básicas con el servidor (Windows 2000 Server). Esto también se estima entre 7 y
% 8 días.
%   \end{itemize}
%  \item Una vez terminada la parte de los dos equipos se integrarán ambas
% partes. Se realizarán las consultas extras que no se hubieran tenido encuenta,
% se realizarán todas las pruebas de integración que se estimen oportunos y se
% arreglarán los fallos que se detecten.
%   \item Como antes de que este disponible toda la parte software los equipos
% (PC) estarán ya en la empresa, estos se prepararán, colocándose en los puestos
% de los empleados y comprobando la funcionalidad de la red que ya tiene
% instalada la empresa en los nuevos equipos. Esto se estima entre 1 y 2 dias.
%   \item Instalación del software completo en los dispositivos y prueba de su
% correcto funcionamiento. Esto se estima en unos 3 dias.
%   \item Paso de todos los datos necesarios de los archivadores a la base de
% datos. Se estima en 4 dias.
%   \item Formación basica de los empleados al nuevo software. Esto se estima  en
% unos 2 dias.

% \end{enumerate}

Durante todo este proceso los empleados seguirán teniendo sus equipos antiguos
para poder continuar realizando su trabajo.

\section{Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI}

Todos los proyectos antes descritos, deben ser revisados cada día o dos para
detectar retrasos o planificaciones erróneas, así como para identificar
pequeños proyectos intermedios que no se hubieran tenido en cuenta en un
principio. Estas revisiones serán realizadas por el responsable de la
elaboración de todo el nuevo sistema y será transmitido al jefe de la organización.

En cuanto al paso de la información de los archivadores a nuestra base de datos
lo realizará el equipo de desarrollo, ya que así evitaremos posibles errores
debido a que los empleados todavía no conocen la aplicación y el equipo sí.

La formación de los empleados también la realizará el equipo de desarrollo de
software, y en ella se expondrán todas las funcionalidades y posibilidades
del software.

